Sin título de diapositiva

Proyecto 1. Realizar el diagnóstico técnico de pérdidas del sistema
Actividad
Costo $
Responsable
Marzo
Abril
Mayo
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
4. Distribución
Revisión y análisis de planos de la red
Instalación de equipos
Actualización de planos
331.000
55.000
125.000
42.000
Definición del distrito piloto de medición
Lectura de caudales mínimos nocturnos
Detección y localización de fugas
Jaime Cruz
Jaime Cruz
Jaime Cruz
7.000
28.000
37.000
Jaime Cruz
Jaime Cruz
Jaime Cruz
P.Rivera-J. Cruz
12.000
Elaboración de Informe
P.Rivera-J. Cruz
12.000
Determinación de pérdidas
Jaime Cruz
25.000
4. Informe de Plan de Reducción