SECUENCIA GENERAL EN EL DISEÑO DE UN PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

PASO 1- DEFINICIÓN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA

PASO 2- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE

##### PASO 3- CONOCIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL

##### PASO 4- ACCIONES LEGALES

PASO 5- ASPECTOS AMBIENTALES

PASO 6- UBICACIÓN DENTRO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

PASO 7- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS PREVIOS

PASO 8- DISEÑO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

PASO 9- CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA

PASO 10- PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INDICADORES DE GESTION

SECUENCIA GENERAL EN EL DISEÑO DE UN

PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

De acuerdo con los documentos RAS del Ministerio de Desarrollo Económico, toda acción relacionada con el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento o la supervisión técnica de algún sistema de aseo urbano debe seguir el procedimiento general indicado en el

Ordinal F.1.3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ASEO URBANO

Se indican a continuación, sólo referencialmente y con propósito enumerativo, los pasos señalados por el RAS y explicados allí con más detalle:

PASO 1- DEFINICIÓN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA

Clasificación del proyecto según el número de habitantes (que tendrá la zona urbana al final del periodo de diseño), su capacidad económica o el grado de exigencia técnica que se requiere para llevarlo a cabo.

Según el número de habitantes en el área objeto del proyecto, el nivel de complejidad del sistema es:

##

## NÚMERO DE HABITANTES

##

## NIVEL DE COMPLEJIDAD

#

# Menos de 2.500 habitantes

BAJO

Entre 2.501 y 12.500 habitantes

#

# MEDIO

Mayor de 12.500 habitantes | ALTO

PASO 2 - JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE

Todo proyecto - aunque sólo se refiera a un aspecto o a uno de sus componentes - debe justificarse con la identificación precisa y evaluación objetiva del problema que pretende solucionarse, ya sea de carácter ambiental, urbano, de salud pública o bienestar de la comunidad, etc.

##### PASO 3- CONOCIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL

Rol del municipio respecto del servicio,

Empresa (carácter oficial, mixto o privado),

Entidad reguladora (CRA, DSPD u otra),

Entidad de vigilancia y control (SSP, DASP u otra),

Autoridad ambiental competente (Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales u otras) y

Fuentes de financiación.

##### PASO 4- ACCIONES LEGALES

Normas referidas al diseño,

Construcción,

Operación,

Mantenimiento de los sistemas de aseo urbano,

Medidas legales que deban tomarse en el ámbito local.

PASO 5- ASPECTOS AMBIENTALES

Estudio de los efectos ambientales (positivos y negativos) generados por el proyecto. Plan de manejo ambiental con las acciones y obras de mitigación de daños.

PASO 6- UBICACIÓN DENTRO DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

Relación del proyecto con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, planteados en el marco de Ley 388 de 1997.

En particular, el diseño de un sistema de aseo urbano debe contemplar y anticiparse a las implicaciones que el sistema de aseo urbano tendrá, dentro de la dinámica del desarrollo municipal prevista en el corto, mediano y largo plazo, considerando, entre otros:

las áreas habitadas y las proyectadas en los años siguientes,

utilización del suelo,

la estratificación socioeconómica,

el plan vial,

las zonas de conservación y protección de recursos naturales y ambientales.

PASO 7- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS PREVIOS

Sobre:

las condiciones físicas, económicas y sociales de la localidad que se va a beneficiar, de acuerdo con el capítulo A.7. del Reglamento.

Se hará un análisis sobre la factibilidad:

técnica, económica e institucional del proyecto.

PASO 8- DISEÑO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los diseños deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el Título F del R.A.S.

PASO 9- CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA

Conforme a los requisitos del Reglamento (Título G - Aspectos Complementarios).

PASO 10 – PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Plan de actividades para su operación y mantenimiento a partir de la puesta en marcha.

INDICADORES DE GESTIÓN

## ASEO

## Cobertura nominal promedio

### Empleados administrativos

###### Empleados operativos

##

## DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS

## Información sobre el servicio de aseo

Disposición final de basuras

En el “Material de referencia” de este multimedia, se presentan datos a nivel de Colombia.

(Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico, República de Colombia)